---
id: SI_007
model: anthropic/claude-sonnet-4.6
seeds:
  04_risiko: mulighet
  03_relasjon: avhengighet
  05_handling: vent
  01_perspektiv: strategisk
  02_tidhorisont: langsiktig
---

# Instans SI_007
**Seeds:** strategisk | langsiktig | avhengighet | mulighet | vent

## Kjerneanalyse

Prosjektleders "godkjenn nå, vent til mai"-logikk er en klassisk kortsiktig avhengighetsfelle. Man gjør seg avhengig av at ingenting går galt — og overfører all risiko til den som signerer. Det er *ikke* en strategi. Det er utsettelse forkledd som pragmatisme.

**Alternativ (b) er riktig — men med strategisk presisjon.**

Eskalering til byggherre er ikke bare det etisk korrekte; det er det *strategisk langsiktige* trekket for alle parter, inkludert deg selv.

## Hvorfor ikke (a) eller (c)?

Forbehold i kommentarfeltet gir deg juridisk ryggdekning på papiret, men signerer du revisjon D, *koordinerer du aktivt videre arbeid basert på en potensielt TEK17-stridig løsning*. Domstolen vil ikke lese kommentarfeltet ditt som en fritakserklæring — de vil lese det som at du visste og fortsatte. (c) er feigt og ineffektivt: neste BIM-koordinator har ikke din kunnskap om hulrommene. Problemet eksisterer uansett.

## Den strategiske muligheten

Pensjonskassen som byggherre *vet ikke* at de er eksponert. Det er din mulighet. Skriv en kort, faktabasert e-post direkte til byggherre (ikke bare prosjektleder) med tre punkter:

1. **Funn:** Revisjon D introduserer hulrom som kobler på tvers av etasjer uten dokumenterte brannskiller — mulig brudd på TEK17 §11-4.
2. **Risiko:** Hvis brannkonsulent bekrefter brudd etter ferdigstillelse, kan kommunen nekte brukstillatelse. *Da mister pensjonskassen 1. april uansett* — pluss mulig rivingsplikt.
3. **Forslag:** Bestill en hastegjennomgang — én uke, ikke mai. Brannkonsulenter tar hasteoppgaver. Kostnaden er 80–150 000 NOK. Alternativet er langt dyrere avhengighet av hell.

Bygg inn setningen: *"Jeg kan ikke signere revisjon D uten denne avklaringen, og dette varselet er gitt skriftlig i henhold til mine plikter som BIM-koordinator."*

Pensjonskassen har *sterkere* incentiv til å løse dette enn prosjektleder — de sitter med dagbøtene og leietakeransvaret langsiktig.

## Neste steg

1. **I dag:** Send skriftlig varsel til byggherre og prosjektleder — én side, tre punkter, datert.
2. **I morgen:** Ring én-to uavhengige brannkonsulenter og innhent pris og tilgjengelighet for hastegjennomgang innen én uke.
3. **Denne uken