---
id: SI_005
model: anthropic/claude-haiku-4-5
seeds:
  04_risiko: usikkerhet
  03_relasjon: tillit
  05_handling: utforsk
  01_perspektiv: bruker
  02_tidhorisont: langsiktig
---

# Instans SI_005
**Seeds:** bruker | langsiktig | tillit | usikkerhet | utforsk

## Analyse

Din seed-kombinasjon peker på noe kritisk: **tillit bygges eller ødelegges over tid gjennom hvordan du håndterer usikkerhet på vegne av den faktiske brukeren** — ikke prosjektledelsen eller arkitekten, men de 200-300 mennesker som skal jobbe i bygget daglig i 30 år.

**Brukerperspektivet endrer alt:** Pensjonskassen er ikke din arbeidsgiver; de er garanten for at bygget er sikkert. De har signert kontrakt basert på NS 8407 og TEK17. De vet ikke om hulrommene. Det betyr de har ikke gitt informert samtykke til risikoøkningen.

**"Forbehold i kommentar" (a) er ikke en løsning** — det dokumenterer at du visste, men ikke stanset det. Det er ikke tillit; det er bevis.

**Å la andre signere (c) er ikke å være usynlig.** Du kjenner problemet. Når du ikke sier det, blir du aktiv medspiller i en stilletiende avtale.

**Eskalering (b) er riktig, men ufullstendig** hvis du eskalerer bare internt. Prosjektledelsen har allerede tatt valget: "godkjenner det for nå." De venter at brannkonsulenten skal fikse det senere — en plan som ikke er en plan.

## Din vei: Utforsk og dokumenter først

1. **Ring brannkonsulenten selv i dag.** Ikke via prosjektleder. Si: "Vi har en TEK17 §11-4-spørsmål. Hvor lang tid trenger du?" Hvis svaret er "2-3 uker, ikke mai," endres hele grunnlaget.

2. **Skriv til byggherre skriftlig i dag** (kopi til prosjektleder): "Revisjon D inneholder løsninger som krever brannkonsulent-verifisering før implementering. Jeg kan signere når den er gjort, eller dersom byggherre eksplisitt aksepterer utsatt branngjennomgang skriftlig." Lag et påtrykk ved å være presis, ikke dramatisk.

3. **Hvis byggherre velger å akseptere risiko, aksepter den skriftlig** — fra dem, ikke fra deg. Da er rollen din å koordinere det som *faktisk* er avtalt, ikke hva som *burde* vært avtalt.

Langsiktig tillit oppstår når brukeren vet at du sa ifra når det betød noe — selv når det kostet deg.

**Neste steg:**
- Ring brannkonsulent før klokka 15 i dag
- E-post til byggherre innen 24 timer
- Hvis nei til begge: accepter beslutningen skriftlig, men signér ikke før dokumentasjon