---
id: SI_007
model: anthropic/claude-haiku-4-5
seeds:
  04_risiko: usikkerhet
  03_relasjon: tillit
  05_handling: implementer
  01_perspektiv: økonomisk
  02_tidhorisont: langsiktig
---

# Instans SI_007
**Seeds:** økonomisk | langsiktig | tillit | usikkerhet | implementer

---

## Analyse

Dette er ikke et BIM-koordineringsproblem. Det er et **tillitsproblem som skal løses økonomisk over lang tid**.

Ditt virkelige dilemma er falsk: du blir presentert for valget mellom (a) karriere/lønn eller (b) sikkerhet. Men begge alternativene er økonomisk irrasjonelle *langsiktig*. En brannkollaps koster ikke 800 000 NOK per uke — det koster 380 MNOK i erstatning, straffeansvar, og industrinedleggelse. Ditt navn blir søkbar. Din karriere blir et casestudium i håndverkskriminalitet.

Prosjektleder har allerede akseptert usikkerheten og skjøvet den til mai. Det er ikke en plan — det er en risikostapel.

**Her er hvor du implementerer langsiktig tillit:**

Du signerer IKKE revisjon D som den ligger.

Du skriver i stedet til prosjektleder (mail, cc byggherre): "BIM-koordinering kan ikke godkjenne løsningen før brannkonsulent bekrefter NS 8407 §11-4 konformitet. Dette er ikke mitt ansvar alene — det er prosjektledelsens. Jeg foreslår parallellløp: (1) Entreprenør starter hulromspreparering under betinget ordre, (2) vi får brannkonsulent på møte *neste uke* for prioritert review av bare dette punktet (ikke full revisjon — 2-3 timer arbeid), (3) vi signerer revisjon D.e når brannkonsulent har bekreftet eller foreslått korreksjoner."

**Dette er økonomisk:** En uke = 160 000 NOK, men sparer deg fra null-risiko-veto som koster jobben.

**Dette er implementering:** Du har gjort det lett for ledelsen å gjøre det riktige. Du har ikke satt ultimatum.

**Dette er tillit:** Du viser at du løser problemet sammen med dem, ikke mot dem.

Hvis de nekter møte og tvinger deg til signering alligevel, sender du én mail til til: "Jeg kan ikke signere. Ber om skriftlig instruks fra byggherre om å gjøre det likevel. Jeg dokumenterer min innvending her." Så ringer du en advokat (ikke for å saksøke — for å forstå ditt ansvar).

Deretter gjør du hva som blir beordret.

---

## Neste steg

1. **I dag:** Skriv møteforespørsel til brannkonsulent, cc ledelsen — frame det som "optimalisering, ikke stopp"
2. **Hvis møte avslås:** Mail med skriftlig reservasjon + juridisk konsultasjon
3. **Hvis du må signere:** Dokumenter alt. Det er din eneste forsikring.