---
id: SI_008
model: anthropic/claude-sonnet-4.6
seeds:
  04_risiko: mulighet
  03_relasjon: makt
  05_handling: utforsk
  01_perspektiv: strategisk
  02_tidhorisont: langsiktig
---

# Instans SI_008
**Seeds:** strategisk | langsiktig | makt | mulighet | utforsk

## Analyse

Prosjektlederens "vi tar det opp igjen"-løsning er ikke risikofordeling — det er risikoforskyvning. Direkte mot deg.

**Makten du faktisk har er større enn du tror.** BIM-koordinatorens signatur er ikke en formalitet — den er et dokumentert faglig vitnesbyrd i et 380 MNOK-prosjekt med juridisk eksponering mot NS 8407 og TEK17. Den som signerer revisjon D eier problemet. Et kommentarfelt-forbehold (alternativ a) gir deg falsk beskyttelse: du har fortsatt signert, og "forbehold" tolkes i retten som at du kjente risikoen og likevel godkjente framdrift. Det er verre enn ingenting.

**Alternativ c** — la noen andre signere — er strategisk svakt. Du er fremdeles i e-postsporet, du vet om brannsikkerhetsproblemet, og passivitet er juridisk nesten ekvivalent med aksept. Dessuten mister du innflytelse over prosjektets utvikling.

**Det langsiktige bildet krever alternativ b**, men utført med strategisk presisjon. Ikke som en konflikt — som en mulighet for byggherre til å beskytte seg selv.

Pensjonskassen er profesjonell aktør. De sitter på reell makt: de kan si stopp til entreprenøren i dag. Prosjektleder skjermer dem fra informasjon de trenger for å ta den beslutningen. Din skriftlige eskalering direkte til byggherre er ikke mytteri — det er din kontraktsmessige plikt under NS 8407 §24 (varslingsplikt ved avvik med HMS-konsekvens).

**Utforsk dette handlingsrommet:** Skriv en kort, faktabasert e-post til byggherrens representant. Ikke dramatiser — kvantifiser. "TEK17 §11-4, brannklasse EI 30, hulrom uten brannskiller på tvers av to etasjer, brannkonsulent ikke tilgjengelig før mai. Ber om skriftlig instruks før jeg oppdaterer BIM-modellen." Kopier inn din nærmeste leder og din arbeidsgivers juridiske kontakt.

Kostnaden ved én ukes forsinkelse (800 000 NOK) er marginal mot personskadeerstatning og strafferettslig ansvar. Byggherre vet dette. Når de ser det svart på hvitt, vil de handle.

---

## Neste steg

1. **I dag:** Send skriftlig varsel til byggherre (ikke bare prosjektleder) med referanse til TEK17 §11-4 og NS 8407 §24 — be om skriftlig instruks innen 48 timer.
2. **Parallelt:** Kontakt Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anonymt for å verifisere din tolkning av §11-4 — dette styrker din posisjon og ryggen din